# 📊 INFORME DE ESTADO GENERAL - Manual TES Digital

**Fecha:** 2024-12-14  
**Versión del informe:** 1.0  
**Estado del proyecto:** En desarrollo activo

---

## 📋 RESUMEN EJECUTIVO

### Estado General
- **Manual TES Digital:** ✅ Estructura completa creada y organizada
- **Archivos .md:** ✅ 57 capítulos organizados en 5 bloques completos
- **Formato:** ✅ Normalizado según estándar establecido
- **Conversión Word:** ✅ 57 archivos .docx + 1 archivo combinado
- **Integración App:** ⏳ Parcial (4/5 módulos principales)

### Progreso Global
- **Bloques completados:** 5/8 (62.5%)
- **Capítulos completados:** 57/85+ (67%)
- **Módulos app integrados:** 4/5 (80%)

---

## ✅ LOGROS RECIENTES (Últimas 2 semanas)

### 1. Reorganización Estructural ✅
- ✅ Análisis completo de 66 archivos .md
- ✅ Clasificación por bloques y capítulos
- ✅ Reorganización en estructura `TES_Manual_Digital/`
- ✅ Renombrado según nomenclatura estándar
- ✅ Creación de estructura de carpetas por bloques

### 2. Normalización de Formato ✅
- ✅ Estándar de formato creado (`ESTANDAR_FORMATO_MANUAL.md`)
- ✅ Script de normalización automática (`normalizar_formato.py`)
- ✅ 55 archivos normalizados según estándar
- ✅ Capitalización y numeración consistente

### 3. Conversión a Word ✅
- ✅ Script de conversión creado (`convertir_a_word.py`)
- ✅ 57 archivos .docx generados
- ✅ Script de combinación creado (`combinar_a_un_solo_word.py`)
- ✅ 1 archivo combinado completo (`Manual_TES_Digital_Completo.docx`)

### 4. Documentación Interna ✅
- ✅ Índice de documentación creado
- ✅ Informes de procesos documentados
- ✅ Estándares y guías establecidos

---

## 📊 ESTADO POR BLOQUE

### BLOQUE 0 – Fundamentos
- **Estado:** ✅ COMPLETO
- **Capítulos:** 1/1 (100%)
- **Archivos:** `BLOQUE_00_0_FUNDAMENTOS_EMERGENCIAS.md`
- **Integración App:** ⚠️ Parcial (conceptos base integrados)

### BLOQUE 1 – Procedimientos Básicos TES
- **Estado:** ✅ COMPLETO
- **Capítulos:** 4/4 (100%)
- **Archivos:** 
  - `BLOQUE_01_1_CONSTANTES_VITALES.md`
  - `BLOQUE_01_2_ABCDE_OPERATIVO.md`
  - `BLOQUE_01_3_GLASGOW_OPERATIVO.md`
  - `BLOQUE_01_4_TRIAGE_START.md`
- **Integración App:** ✅ Completa (Módulo 1 parcialmente)

### BLOQUE 2 – Material e Inmovilización
- **Estado:** ✅ COMPLETO (manual)
- **Capítulos:** 15/15 (100%)
- **Archivos:** 15 archivos desde `BLOQUE_02_0_` hasta `BLOQUE_02_X_`
- **Integración App:** ❌ PENDIENTE (Módulo 5)

### BLOQUE 3 – Material Sanitario y Oxigenoterapia
- **Estado:** ✅ COMPLETO
- **Capítulos:** 27/27 (100%)
- **Archivos:** 27 archivos desde `BLOQUE_03_0_` hasta `BLOQUE_03_X5_`
- **Integración App:** ✅ Parcial (checklists, algunos procedimientos)

### BLOQUE 4 – Soporte Vital Básico y RCP
- **Estado:** ✅ COMPLETO (manual)
- **Capítulos:** 10/10 (100%)
- **Archivos:** 10 archivos desde `BLOQUE_04_0_` hasta `BLOQUE_04_9_`
- **Integración App:** ⚠️ Parcial (protocolos transtelefónicos, árboles de decisión)

### BLOQUE 5 – Protocolos Transtelefónicos y Comunicación
- **Estado:** ❌ VACÍO
- **Capítulos:** 0/9 (0%)
- **Archivos:** Ninguno
- **Integración App:** ⚠️ Parcial (algunos protocolos integrados pero sin estructura de bloque)

### BLOQUE 6 – Farmacología y Vademécum Operativo
- **Estado:** ❌ VACÍO (manual)
- **Capítulos:** 0/8 (0%)
- **Archivos:** Ninguno
- **Integración App:** ✅ Parcial (algunos fármacos integrados, capítulos 6.0, 6.1, 6.3, 6.7)

### BLOQUE 7 – Conducción y Seguridad Vial
- **Estado:** ❌ VACÍO
- **Capítulos:** 0/6 (0%)
- **Archivos:** Ninguno
- **Integración App:** ❌ No integrado

### BLOQUE 8 – Gestión Operativa y Documentación
- **Estado:** ❌ VACÍO
- **Capítulos:** 0/5 (0%)
- **Archivos:** Ninguno
- **Integración App:** ❌ No integrado

---

## 🔴 CAPÍTULOS FALTANTES (Priorizados)

### Alta Prioridad

#### BLOQUE 6 – Farmacología (8 capítulos)
1. ❌ `BLOQUE_06_0_PRINCIPIOS_ADMINISTRACION_FARMACOS.md` (contenido parcialmente en app)
2. ❌ `BLOQUE_06_1_VADEMECUM_OPERATIVO.md` (contenido parcialmente en app)
3. ❌ `BLOQUE_06_2_OXIGENO_ADMINISTRACION_SEGURIDAD.md`
4. ❌ `BLOQUE_06_3_ADRENALINA_ANAFILAXIA_RCP.md` (contenido parcialmente en app)
5. ❌ `BLOQUE_06_4_ASPIRINA_SCA.md`
6. ❌ `BLOQUE_06_5_GLUCAGON_HIPOGLUCEMIA.md`
7. ❌ `BLOQUE_06_6_SALBUTAMOL_CRISIS_ASMATICA.md`
8. ❌ `BLOQUE_06_7_ABREVIATURAS_TERMINOLOGIA.md` (contenido parcialmente en app)

**Nota:** El contenido de estos capítulos está parcialmente integrado en la app pero falta la documentación .md del manual.

#### BLOQUE 5 – Protocolos Transtelefónicos (9 capítulos)
1. ❌ `BLOQUE_05_0_INTRODUCCION_PROTOCOLOS_TRANSTELEFONICOS.md`
2. ❌ `BLOQUE_05_1_PCR_TRANSTELEFONICA.md`
3. ❌ `BLOQUE_05_2_OVACE_TRANSTELEFONICA.md`
4. ❌ `BLOQUE_05_3_SCA_TRANSTELEFONICO.md`
5. ❌ `BLOQUE_05_4_ICTUS_TRANSTELEFONICO.md`
6. ❌ `BLOQUE_05_5_ANAFILAXIA_TRANSTELEFONICA.md`
7. ❌ `BLOQUE_05_6_CRISIS_ASMATICA_TRANSTELEFONICA.md`
8. ❌ `BLOQUE_05_7_HIPOGLUCEMIA_TRANSTELEFONICA.md`
9. ❌ `BLOQUE_05_8_COMUNICACION_COORDINADOR.md`

**Nota:** Algunos protocolos están integrados en la app pero falta la estructura completa del bloque.

### Media Prioridad

#### BLOQUE 7 – Conducción y Seguridad Vial (6 capítulos)
- Estructura pendiente de definir

#### BLOQUE 8 – Gestión Operativa (5 capítulos)
- Estructura pendiente de definir

---

## 📱 ESTADO DE INTEGRACIÓN EN APP

### Módulos Completados (4/5)

1. **✅ Módulo 1: Árboles de Decisión Binarios**
   - Estado: Completado
   - Archivos: `src/data/decision-trees.ts`
   - Contenido: Árboles de decisión interactivos

2. **✅ Módulo 2: Protocolos Transtelefónicos**
   - Estado: Completado
   - Archivos: `src/data/telephone-protocols.ts`
   - Contenido: Protocolos paso a paso

3. **✅ Módulo 3: Guiones de Comunicación Operativa**
   - Estado: Completado
   - Archivos: `src/data/communication-scripts.ts`
   - Contenido: 18 guiones operativos

4. **✅ Módulo 4: Checklists de Material**
   - Estado: Completado
   - Archivos: `src/data/material-checklists.ts`
   - Contenido: Checklists interactivos

### Módulos Pendientes (1/5)

5. **❌ Módulo 5: Material e Inmovilización**
   - Estado: Pendiente
   - Contenido disponible: 15 capítulos del Bloque 2
   - Archivos necesarios: `src/data/immobilization.ts`, componentes específicos
   - Prioridad: Alta

### Contenido Parcialmente Integrado

- **Fármacos:** Parcial (capítulos 6.0, 6.1, 6.3, 6.7 integrados)
- **Anatomía Operativa:** Parcial (capítulo 2.0 integrado)
- **Procedimientos RCP:** Parcial (protocolos transtelefónicos integrados)

---

## 🛠️ HERRAMIENTAS Y SCRIPTS DISPONIBLES

### Scripts Creados

1. **`normalizar_formato.py`**
   - Función: Normaliza formato de archivos .md
   - Estado: ✅ Funcional
   - Uso: `python3 normalizar_formato.py`

2. **`convertir_a_word.py`**
   - Función: Convierte .md a .docx
   - Estado: ✅ Funcional
   - Uso: `python3 convertir_a_word.py --directorio ./TES_Manual_Digital`

3. **`combinar_a_un_solo_word.py`**
   - Función: Combina múltiples .docx en uno solo
   - Estado: ✅ Funcional
   - Uso: `python3 combinar_a_un_solo_word.py --directorio ./Manual_Word`

### Documentación de Herramientas

- ✅ `README_CONVERSION.md` - Guía de conversión a Word
- ✅ `INSTALACION.md` - Guía de instalación de dependencias
- ✅ `ESTANDAR_FORMATO_MANUAL.md` - Estándar de formato
- ❌ `GUIA_SCRIPTS_HERRAMIENTAS.md` - Pendiente de crear

---

## 📈 MÉTRICAS DEL PROYECTO

### Archivos
- **Archivos .md organizados:** 57
- **Archivos .docx generados:** 57
- **Archivo combinado:** 1 (337 KB)
- **Scripts creados:** 3
- **Documentos de documentación:** 13

### Cobertura de Contenido
- **Bloques completos:** 5/8 (62.5%)
- **Capítulos completos:** 57/85+ (67%)
- **Módulos app completos:** 4/5 (80%)

### Calidad
- **Formato normalizado:** ✅ 100% de archivos
- **Estructura organizada:** ✅ 100% de archivos
- **Nomenclatura consistente:** ✅ 100% de archivos

---

## 🎯 PRÓXIMOS PASOS PRIORIZADOS

### Fase Inmediata (Próxima semana)

1. **Crear capítulos faltantes del Bloque 6** (Alta prioridad)
   - 8 capítulos de farmacología
   - Contenido parcialmente disponible en app
   - Esfuerzo estimado: Medio

2. **Implementar Módulo 5 en app** (Alta prioridad)
   - Material e Inmovilización
   - 15 capítulos disponibles en manual
   - Esfuerzo estimado: Alto

3. **Crear estructura del Bloque 5** (Media-Alta prioridad)
   - 9 capítulos de protocolos transtelefónicos
   - Algunos protocolos ya integrados
   - Esfuerzo estimado: Medio

### Fase Corto Plazo (Próximo mes)

4. **Definir estructura Bloques 7 y 8** (Media prioridad)
   - 11 capítulos totales
   - Esfuerzo estimado: Bajo-Medio

5. **Completar documentación interna faltante** (Media prioridad)
   - Roadmap actualizado
   - Guías de uso
   - Checklists de validación

### Fase Medio Plazo (Próximos 2-3 meses)

6. **Validación médica completa** (Alta prioridad)
   - Revisión de todos los capítulos
   - Validación contra guías oficiales
   - Correcciones necesarias

7. **Optimización de integración app** (Media prioridad)
   - Mejorar integración de contenido existente
   - Completar módulos parciales

---

## ⚠️ RIESGOS Y DEPENDENCIAS

### Riesgos Identificados

1. **Validación médica pendiente**
   - Impacto: Alto
   - Mitigación: Priorizar validación antes de producción

2. **Capítulos faltantes críticos**
   - Impacto: Medio-Alto
   - Mitigación: Priorizar creación de Bloques 5 y 6

3. **Integración app incompleta**
   - Impacto: Medio
   - Mitigación: Completar Módulo 5 y mejorar integración parcial

### Dependencias Externas

- Validación médica profesional
- Revisión contra guías oficiales (ERC, AHA, etc.)
- Contenido de referencia para capítulos faltantes

---

## 📝 NOTAS FINALES

- El proyecto está en buen estado estructural
- La organización y formato están completados
- El foco debe estar en completar contenido faltante
- La integración en app está avanzada pero incompleta
- La validación médica es crítica antes de producción

---

**Próxima revisión recomendada:** 2024-12-21 (semanal)
