# 📊 Fase 1: Contenido Visual - Detalle de lo que Falta

**Fecha:** 2025-12-23  
**Estado Actual:** 60% completado

---

## 📈 ESTADO ACTUAL

### ✅ Lo que ya está hecho:
- **48 imágenes organizadas** en `public/assets/infografias/`
- **~17 referencias en Markdown** (encontradas en 10 archivos)
- **Galería de imágenes** funcional con filtros
- **Capítulos con imágenes:**
  - Collarín Cervical (10 imágenes)
  - Triage START (1 imagen)
  - ABCDE (1 imagen)
  - Constantes Vitales (4 imágenes)
  - Oxigenoterapia (3 imágenes)
  - BVM (2 imágenes)
  - Cánulas (1 imagen)
  - Protocolos Transtelefónicos (2 imágenes)

### 📊 Estadísticas:
- **Total archivos .md:** 93 capítulos
- **Capítulos con imágenes:** ~10 capítulos (11%)
- **Capítulos sin imágenes:** ~83 capítulos (89%)
- **Referencias de imágenes:** ~17 referencias

---

## ❌ LO QUE FALTA (40% restante)

### 1. Más Referencias en Markdown (~15% hecho → objetivo 50%)

**Estado:** Solo 17 referencias de ~93 capítulos (18%)

**Falta:**
- **~76 capítulos** sin ninguna referencia de imagen
- **Prioridad alta:** Añadir referencias a capítulos críticos:
  - RCP Adultos (`BLOQUE_04_1_RCP_ADULTOS.md`)
  - RCP Pediatría (`BLOQUE_04_2_RCP_PEDIATRIA.md`)
  - RCP Lactantes (`BLOQUE_04_3_RCP_LACTANTES.md`)
  - Glasgow (`BLOQUE_01_3_GLASGOW_OPERATIVO.md` - si existe)
  - Vía Aérea Avanzada
  - Shock
  - Trauma
  - Farmacología básica

**Esfuerzo estimado:** 15-20 horas (manual, añadir referencias progresivamente)

---

### 2. 21 Medios Visuales Faltantes (0% creados)

**Estado:** Documentados en `SUGERENCIAS_MEDIOS_VISUALES.md` pero NO creados

#### 🔴 PRIORIDAD ALTA (25 temas críticos):

**BLOQUE 1: FUNDAMENTOS**
- ❌ Tabla visual de rangos normales (Constantes Vitales)
- ❌ Diagrama de flujo ABCDE paso a paso
- ❌ Tabla visual de escala Glasgow (ojo, verbal, motor)
- ❌ Diagrama de flujo START completo

**BLOQUE 2: MATERIAL E INMOVILIZACIÓN**
- ❌ Guía visual de inmovilización manual
- ❌ Diagrama de uso de tablero espinal
- ❌ Infografía de transferencias seguras

**BLOQUE 3: MATERIAL SANITARIO Y OXIGENOTERAPIA**
- ❌ Diagrama de selección de dispositivo oxigenoterapia
- ❌ Guía visual de aspiración
- ❌ Infografía de organización de maletín

**BLOQUE 4: SOPORTE VITAL BÁSICO Y RCP**
- ❌ **RCP paso a paso visual** (CRÍTICO - adultos, pediatría, lactantes)
- ❌ Diagrama de uso de DESA
- ❌ Infografía de OVACE (adultos, pediatría, lactantes)

**BLOQUE 5: PROTOCOLOS TRANSTELEFÓNICOS**
- ❌ Diagramas de flujo para cada protocolo

**BLOQUE 6: FARMACOLOGÍA**
- ❌ **Farmacología básica visual** (CRÍTICO)
- ❌ Tabla visual de dosis pediátricas
- ❌ Infografía de vías de administración

**Esfuerzo estimado:** 40-60 horas (creación de medios visuales)

---

### 3. ~90 Capítulos sin Imágenes (89% de capítulos)

**Estado:** Mayoría de capítulos sin medios visuales

**Categorías de capítulos sin imágenes:**
- Bloque 7: Conducción y Seguridad Vial (todos)
- Bloque 8: Gestión Operativa y Documentación (todos)
- Bloque 9: Medicina Emergencias Aplicada (todos)
- Bloque 10: Situaciones Especiales (todos)
- Bloque 11: Protocolos Trauma (todos)
- Bloque 12: Patologías Específicas (todos)
- Bloque 13: Comunicación y Relación Paciente (todos)
- Bloque 14: Seguridad Personal y Salud TES (todos)
- Muchos capítulos de Bloque 2, 3, 4, 5, 6

**Esfuerzo estimado:** 200+ horas (creación masiva de medios)

**Prioridad:** Media (ir añadiendo progresivamente, no crítico para MVP)

---

## 🎯 PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO

### Fase 1A: Referencias en Markdown (15-20 horas)
**Objetivo:** Llegar al 50% de capítulos con al menos 1 imagen

1. **Prioridad 1:** Capítulos críticos de RCP (3 capítulos)
   - RCP Adultos
   - RCP Pediatría
   - RCP Lactantes
   - **Esfuerzo:** 2-3 horas

2. **Prioridad 2:** Capítulos de evaluación (3-4 capítulos)
   - Glasgow
   - ABCDE (completar)
   - Constantes Vitales (completar)
   - **Esfuerzo:** 2-3 horas

3. **Prioridad 3:** Capítulos de material crítico (5-6 capítulos)
   - Vía Aérea Avanzada
   - Shock
   - Trauma básico
   - **Esfuerzo:** 3-4 horas

4. **Prioridad 4:** Resto de capítulos críticos (10-15 capítulos)
   - **Esfuerzo:** 8-10 horas

**Total:** 15-20 horas para llegar al 50%

---

### Fase 1B: Crear Medios Visuales Críticos (20-30 horas)
**Objetivo:** Crear los 5-6 medios más críticos

1. **RCP paso a paso visual** (6-8 horas)
   - Diagrama de flujo completo
   - Posiciones de manos
   - Secuencia 30:2
   - Versiones: adulto, pediatría, lactante

2. **ABCDE visual completo** (4-5 horas)
   - Diagrama de flujo paso a paso
   - Signos de alarma por letra
   - Tabla de prioridades

3. **Glasgow visual** (3-4 horas)
   - Tabla visual de escala
   - Diagrama de interpretación
   - Guía de evaluación

4. **Farmacología básica visual** (4-5 horas)
   - Tabla de fármacos críticos
   - Dosis pediátricas
   - Vías de administración

5. **OVACE visual** (3-4 horas)
   - Maniobra de Heimlich
   - RCP en OVACE
   - Versiones: adulto, pediatría, lactante

**Total:** 20-30 horas para medios críticos

---

### Fase 1C: Medios Restantes (opcional, largo plazo)
**Objetivo:** Cubrir todos los capítulos

- **Esfuerzo:** 200+ horas
- **Prioridad:** Baja (ir añadiendo progresivamente)
- **Estrategia:** Añadir 1-2 medios por semana

---

## 📊 RESUMEN DE ESFUERZO

| Tarea | Esfuerzo | Prioridad | Estado |
|-------|----------|-----------|--------|
| **Referencias en Markdown (50%)** | 15-20 horas | 🔴 Alta | ⚠️ 18% hecho |
| **Medios Visuales Críticos (5-6)** | 20-30 horas | 🔴 Alta | ❌ 0% hecho |
| **Medios Restantes (~90 capítulos)** | 200+ horas | 🟡 Media | ❌ 0% hecho |
| **TOTAL FASE 1** | **35-50 horas** (crítico) | | **60% completado** |

---

## ✅ CRITERIOS DE COMPLETACIÓN

**Fase 1 se considera completa cuando:**
- ✅ 50% de capítulos tienen al menos 1 imagen (actualmente 18%)
- ✅ Los 5-6 medios críticos están creados y referenciados
- ✅ Todos los capítulos de RCP tienen imágenes
- ✅ Glasgow y ABCDE tienen medios visuales

**Estado actual:** 60% → Falta 40% (principalmente medios visuales críticos)

---

## 🚨 BLOQUEADORES

1. **Creación de medios visuales** requiere:
   - Conocimiento de diseño gráfico
   - Herramientas (Illustrator, Figma, Canva, etc.)
   - Tiempo significativo (40-60 horas para críticos)

2. **Validación médica** de medios visuales:
   - Asegurar precisión clínica
   - Revisión por profesionales

---

**Última actualización:** 2025-12-23
