# Estado - Código 0

## Project State
**status:** in_progress
**last_updated:** 2026-03-17

## Resumen Ejecutivo

El nuevo codigo0-nuevo tiene la **infraestructura técnica lista** pero le falta contenido clínico y páginas esenciales.

## Métricas

| Métrica | Total | Completado | % |
|---------|-------|------------|---|
| YAMLs de protocolos | ~90 | 69 | 77% |
| Páginas frontend | 26 | 22 | 85% |
| Fases GSD | 13 | 6 | 46% |

## Decisiones

| Decisión | rationale |
|----------|-----------|
| Formato YAML para protocolos | Renderer ya implementado, fácil de mantener |
| Frontend-only con PWA | Sin app nativa, offline-capable |
| No Firebase | VPS con PostgreSQL disponible |
| Backend Express separado | Arquitectura modular |

## Blockers

| Bloqueador | severidad |
|------------|-----------|
| Falta conectar frontend a backend | high |
| No hay persistencia de favoritos/historial | high |
| PWA no implementado | medium |

## Próxima Fase

**Phase 08: Páginas Esenciales** - Las páginas que faltan (Favoritos, Historial, Urgencias, Parto)

---

*Generado automáticamente*
